,ID,BZBH,SM,THMC,IsSM
0,1,010001,挖湿土时，人工定额子目和机械定额子目乘以系数1.18,挖湿土,0
1,2,010002,挖土机在垫板上作业，人工和机械乘以系数1.25，搭拆垫板的费用另行计算。,垫板上作业,0
2,3,010003,"推土机推土的平均土层厚度小于30cm时,其推土机(55kW)台班乘以系数1.25",平均土层厚度小于30cm,0
3,4,010004,"推土机推土的平均土层厚度小于30cm时,其推土机(75kW)台班乘以系数1.25",平均土层厚度小于30cm,0
4,5,010005,"推土机推土的平均土层厚度小于30cm时,其推土机(90kW)台班乘以系数1.25",平均土层厚度小于30cm,0
5,6,010006,"推土机推土的平均土层厚度小于30cm时,其推土机(105kW)台班乘以系数1.25",平均土层厚度小于30cm,0
6,7,010007,"推土机推土的平均土层厚度小于30cm时,其推土机(135kW)台班乘以系数1.25",平均土层厚度小于30cm,0
7,8,010008,"铲运机铲土的平均土层厚度小于30cm时,其推土机台班乘以系数1.25，铲运机(拖式铲运机 3m3)台班乘以系数1.17",平均土层厚度小于30cm,0
8,9,010009,"铲运机铲土的平均土层厚度小于30cm时,其推土机台班乘以系数1.25，铲运机(拖式铲运机 7m3)台班乘以系数1.17",平均土层厚度小于30cm,0
9,10,010010,"铲运机铲土的平均土层厚度小于30cm时,其推土机台班乘以系数1.25，铲运机(拖式铲运机 10m3)台班乘以系数1.17",平均土层厚度小于30cm,0
10,11,010011,"铲运机铲土的平均土层厚度小于30cm时,其推土机台班乘以系数1.25，铲运机(拖式铲运机 12m3)台班乘以系数1.17",平均土层厚度小于30cm,0
11,12,010012,"铲运机铲土的平均土层厚度小于30cm时,其推土机台班乘以系数1.25，铲运机(自行式铲运机 7m3)台班乘以系数1.17",平均土层厚度小于30cm,0
12,13,010013,"铲运机铲土的平均土层厚度小于30cm时,其推土机台班乘以系数1.25，铲运机(自行式铲运机 10m3)台班乘以系数1.17",平均土层厚度小于30cm,0
13,14,010014,在支撑下挖土，按实挖体积，人工定额子目乘以系数1.43。,支撑下挖土,0
14,15,010015,挖密实的钢碴，按挖四类土，人工定额子目乘以系数2.50。,挖密实钢碴,0
15,16,010016,0.2m3抓斗挖土机挖土、淤泥、流砂，按0.5m3抓铲挖掘机挖土、淤泥、流砂定额消耗量乘以系数2.50计算。,0.2m3抓斗挖土机挖土、淤泥、流砂,0
16,17,010017,若实际施工中未采用洒水汽车降尘的，应扣除洒水汽车和水的费用,未采用洒水汽车降尘,0
17,18,010018,影响挖泥船正常工作，平均每台班影响时间<=1.3(h)时，按二次系数1.00调整定额。,影响挖泥船正常工作，平均每台班影响时间<=1.3(h),0
18,19,010019,影响挖泥船正常工作，平均每台班影响时间<=1.8(h)时，按二次系数1.12调整定额。,影响挖泥船正常工作，平均每台班影响时间<=1.8(h),0
19,20,010020,影响挖泥船正常工作，平均每台班影响时间<=2.4(h)时，按二次系数1.27调整定额。,影响挖泥船正常工作，平均每台班影响时间<=2.4(h),0
20,21,010021,影响挖泥船正常工作，平均每台班影响时间<=2.9(h)时，按二次系数1.44调整定额。,影响挖泥船正常工作，平均每台班影响时间<=2.9(h),0
21,22,010022,影响挖泥船正常工作，平均每台班影响时间<=3.4(h)时，按二次系数1.64调整定额。,影响挖泥船正常工作，平均每台班影响时间<=3.4(h),0
22,23,010023,机械挖土方中如需人工辅助开挖（包括切边、修整底边和修整沟槽底坡度），人工土方定额乘以系数1.5。,人工辅助开挖,0
23,24,010024,砾石含量在30%以上密实性土壤按四类土乘以系数1.43。,砾石含量在30%以上,0
24,25,010026,一侧弃土时，乘以系数1.13。,一侧弃土,0
25,26,010028,"槽坑一侧填土时,乘以系数1.13。",槽坑一侧填土,0
26,27,010029,适用于挖深5m以内，每超深1m，按上表定额增加系数0.092，最大挖深为15m。,挖深超过5m,0
27,28,010030,运距超过10km时，超过部分按上述每增运1km定额乘以系数0.9。,运距超过10km,0
28,29,010031,一次挖方工程量在5000m3以内定额乘以系数1.4,一次挖方工程量在5000m3以内,0
29,30,010032,挖方量在10000m3以内的定额乘以系数1.3,挖方量在10000m3以内,0
30,31,010033,挖方量在15000m3以内的定额乘以系数1.2,挖方量在15000m3以内,0
31,32,010039,如河塘回填，套用本子目，扣除履带式推土机 60kW全部台班，扣人工0.065工日。,河塘回填,0
32,33,010040,人工凿沟槽石方乘以系数1.40,人工凿沟槽石方,0
33,34,010041,人工凿基坑石方乘以系数1.80。,人工凿基坑石方,0
34,35,010042,破碎坑、槽岩石按相应定额子目乘以系数1.3。,破碎坑、槽岩石,0
35,36,010043,破碎坑、槽混凝土及钢筋混凝土构筑物按相应定额子目乘以系数1.3。,破碎坑、槽混凝土及钢筋混凝土构筑物,0
36,37,010044,破碎道路混凝土路面按相应构筑物定额子目乘以系数0.4。,破碎道路混凝土路面,0
37,38,010045,破碎道路之沥青混凝土面层、半刚性材料按混凝土构筑物子目乘以系数0.3。,破碎道路之沥青混凝土面层、半刚性材料,0
38,39,010047,打拔工具桩均以直桩为准，如遇打斜桩（包括俯打、仰打），按相应定额人工、机械乘以系数1.35。,打斜桩,0
39,40,010049,钢板桩需要疏打时，按相应定额人工乘以系数1.05。,疏打钢板桩,0
40,41,010055,"本定额仅列甲、乙级土项目，如遇丙级土,按乙级土的人工及机械乘以系数1.43。",丙级土,0
41,42,010056,围堰工程50m范围以内取土，不计土方的材料价格。,50m范围以内取土,0
42,43,010057,围堰工程50m范围以内取砂、砂砾，不计砂、砂砾的材料价格。,50m范围以内取砂、砂砾,0
43,44,010058,取50m范围以外的土方、砂、砂砾，应计算土方和砂、砂砾材料的挖、运或外购费用，但应扣除定额中土方现场挖运的人工：55.5工日/100m3黏土(121m3)。,取50m范围以外的土方、砂、砂砾,0
44,45,010059,取50m范围以外的土方、砂、砂砾，应计算土方和砂、砂砾材料的挖、运或外购费用，但应扣除定额中土方现场挖运的人工：55.5工日/100m3黏土(93m3)。,取50m范围以外的土方、砂、砂砾,0
45,46,010060,取50m范围以外的土方、砂、砂砾，应计算土方和砂、砂砾材料的挖、运或外购费用，但应扣除定额中土方现场挖运的人工：55.5工日/100m3黏土(41.66m3)。,取50m范围以外的土方、砂、砂砾,0
46,47,010061,取50m范围以外的土方、砂、砂砾，应计算土方和砂、砂砾材料的挖、运或外购费用，但应扣除定额中土方现场挖运的人工：55.5工日/100m3黏土(40.07m3)。,取50m范围以外的土方、砂、砂砾,0
47,48,010062,取50m范围以外的土方、砂、砂砾，应计算土方和砂、砂砾材料的挖、运或外购费用，但应扣除定额中土方现场挖运的人工：55.5工日/100m3黏土(63.18m3)。,取50m范围以外的土方、砂、砂砾,0
48,49,010063,取50m范围以外的土方、砂、砂砾，应计算土方和砂、砂砾材料的挖、运或外购费用，但应扣除定额中土方现场挖运的人工：55.5工日/100m3黏土(105.3m3)。,取50m范围以外的土方、砂、砂砾,0
49,50,010064,取50m范围以外的土方、砂、砂砾，应计算土方和砂、砂砾材料的挖、运或外购费用，但应扣除定额中土方现场挖运的人工：55.5工日/100m3黏土(131.63m3)。,取50m范围以外的土方、砂、砂砾,0
50,51,010065,取50m范围以外的土方、砂、砂砾，应计算土方和砂、砂砾材料的挖、运或外购费用，但应扣除定额中土方现场挖运的人工：55.5工日/100m3黏土(105.3m3)。,取50m范围以外的土方、砂、砂砾,0
51,52,010066,取50m范围以外的土方、砂、砂砾，应计算土方和砂、砂砾材料的挖、运或外购费用，但应扣除定额中土方现场挖运的人工：55.5工日/100m3黏土(131.63m3)。,取50m范围以外的土方、砂、砂砾,0
52,53,010067,取50m范围以外的土方、砂、砂砾，应计算土方和砂、砂砾材料的挖、运或外购费用，但应扣除定额中土方现场挖运的人工：55.5工日/100m3黏土(189.54m3)。,取50m范围以外的土方、砂、砂砾,0
53,54,010068,取50m范围以外的土方、砂、砂砾，应计算土方和砂、砂砾材料的挖、运或外购费用，但应扣除定额中土方现场挖运的人工：55.5工日/100m3黏土(103.08m3)。,取50m范围以外的土方、砂、砂砾,0
54,55,010069,取50m范围以外的土方、砂、砂砾，应计算土方和砂、砂砾材料的挖、运或外购费用，但应扣除定额中土方现场挖运的人工：55.5工日/100m3黏土(128.58m3)。,取50m范围以外的土方、砂、砂砾,0
55,56,010070,取50m范围以外的土方、砂、砂砾，应计算土方和砂、砂砾材料的挖、运或外购费用，但应扣除定额中土方现场挖运的人工：55.5工日/100m3黏土(185m3)。,取50m范围以外的土方、砂、砂砾,0
56,57,010071,取50m范围以外的土方、砂、砂砾，应计算土方和砂、砂砾材料的挖、运或外购费用，但应扣除定额中土方现场挖运的人工：55.5工日/100m3黏土(72.66m3)。,取50m范围以外的土方、砂、砂砾,0
57,58,010072,取50m范围以外的土方、砂、砂砾，应计算土方和砂、砂砾材料的挖、运或外购费用，但应扣除定额中土方现场挖运的人工：55.5工日/100m3黏土(121.1m3)。,取50m范围以外的土方、砂、砂砾,0
58,59,010073,取50m范围以外的土方、砂、砂砾，应计算土方和砂、砂砾材料的挖、运或外购费用，但应扣除定额中土方现场挖运的人工：55.5工日/100m3黏土(151.37m3)。,取50m范围以外的土方、砂、砂砾,0
59,60,010074,围堰施工中若未使用驳船，而是搭设了栈桥，则应扣除定额中驳船费用，另外请自行套用相应的脚手架子目。,搭设栈桥，未使用驳船,0
60,61,010077,"本定额按横板、竖撑计算,如采用竖板、横撑时，其人工工日乘以系数1.20。",竖板、横撑,0
61,62,010078,按槽坑一侧支撑挡土板面积计算时，工日数乘以系数1.33，除挡土板外，其它材料乘以系数2.0。,按槽坑一侧支撑挡土板面积计算,0
62,63,010079,如采用井字支撑时，按疏撑乘以系数0.61。,井字支撑,0
63,64,010080,水中拆除，人工乘以系数1.3。,水中拆除,0
64,65,010081,拆除厚度在60cm以上的混凝土或钢筋混凝土构筑物时，人工乘以系数2.0；,混凝土或钢筋混凝土构筑物拆除厚度在60cm以上,0
65,66,010082,拆除厚度在20cm以下的混凝土或钢筋混凝土构筑物时，人工乘以系数0.8。,混凝土或钢筋混凝土构筑物拆除厚度在20cm以下,0
66,67,010083,机械拆除石灰土套机械拆除无筋混凝土面层子目乘以系数0.7；,机械拆除石灰土,0
67,68,010084,机械拆除二碴、三碴、二灰结石等其余半刚性基层套机械拆除无筋混凝土面层子目乘以系数0.8。,机械拆除二碴、三碴、二灰结石等其余半刚性基层,0
68,69,010085,焊接钢管拆除、法兰接口管道拆除，则定额人工乘以系数1.3。不再计氧气、乙炔气费用。,焊接钢管拆除、法兰接口管道拆除,0
69,70,010086,拆除井深在4m以外的检查井时，人工乘以系数1.31。,拆除井深在4m以外的检查井,0
70,71,010087,拆除石砌检查井时，人工乘系数1.10。,拆除石砌检查井,0
71,72,010088,拆除石砌构筑物时，人工乘系数1.17。,拆除石砌构筑物,0
72,73,010089,遇有可用天然水源，不计水费。,有可用天然水源，不计水费,0
73,74,010090,块石如需冲洗时（利用旧料），每立方米块石增加：用工0.24工日，用水0.5m3。(每立方米块石按2.5t计算，19.24t),冲洗块石,0
74,75,010091,块石如需冲洗时（利用旧料），每立方米块石增加：用工0.24工日，用水0.5m3。(每立方米块石按2.5t计算，19.02t),冲洗块石,0
75,76,020002,水泥混凝土路面以平口为准，如设计为企口时，其用工量按本定额相应项目乘以系数1.01。,企口,0
76,77,020012,停止线、黄格线、导流线、减让线参照横道线定额按实漆面积计算，减让线按横道线定额人工及机械台班数量乘以系数1.05。,减让线,0
77,78,030001,定额中土质类别均按甲级土考虑。乙级土按甲级土定额人工乘以系数1.3，机械乘以系数1.43。,乙级土,0
78,79,030002,定额中土质类别均按甲级土考虑。丙级土按甲级土定额人工乘以系数1.75；机械乘以系数2.00。,丙级土,0
79,80,030003,本定额为打直桩，如打斜桩(包括俯打、仰打)斜率在1:6以内时，人工乘以 1.33，机械乘以系数1.43。,打斜桩,0
80,81,030004,"送桩超过4m在5m以内,乘以系数1.2",送桩超过4m在5m以内,0
81,82,030005,"送桩超过4m在6m以内,乘以系数1.5",送桩超过4m在6m以内,0
82,83,030006,"送桩超过4m在7m以内,乘以系数2.0",送桩超过4m在7m以内,0
83,84,030007,送桩7m以上，以调整后7m为基础，每超过1m递增系数0.75。,送桩7m以上,0
84,85,030009,打钢管桩送桩，按打桩定额人工、机械数量乘以系数1.9计算。,打钢管桩送桩,0
85,86,030015,钻岩石孔（综合岩石类别）套钻砾石孔子目乘以系数3.16。,钻岩石孔,0
86,87,030034,采用气垫后在套用顶进定额时应乘以系数0.7。,采用气垫,0
87,88,040002,若工作面距硐口长度超过500m，人工及机械台班数量乘以系数1.05。,工作面距硐口长度超过500m,0
88,89,040003,开挖定额均按光面爆破制定，如采用一般爆破开挖，其开挖定额应乘以系数0.935。,一般爆破开挖,0
89,90,040010,边墙若为弧形，其弧形段每10m3衬砌体积按相应定额增加人工1.3工日。,边墙为弧形,0
90,91,040011,锚杆按φ22计算，若实际为φ28时，人工、机械乘以系数0.62，锚杆按净重计算不加损耗。,锚杆为φ28,0
91,92,040012,锚杆按φ22计算，若实际为φ25时，人工、机械乘以系数0.78，锚杆按净重计算不加损耗。,锚杆为φ25,0
92,93,040013,锚杆按φ22计算，若实际为φ20时，人工、机械乘以系数1.21，锚杆按净重计算不加损耗。,锚杆为φ20,0
93,94,040014,锚杆按φ22计算，若实际为φ18时，人工、机械乘以系数1.49，锚杆按净重计算不加损耗。,锚杆为φ18,0
94,95,040015,锚杆按φ22计算，若实际为φ16时，人工、机械乘以系数1.89，锚杆按净重计算不加损耗。,锚杆为φ16,0
95,96,040017,盾构正掘面土质为黏土夹层砂(隧道横截面含砂性土比例为25%～50%)时，人工、机械费乘以系数1.2。,正掘面土质为黏土夹层砂,0
96,97,040018,盾构正掘面土质为砂性土（干式出土盾构掘进）(隧道横截面含砂性土比例>50%)时，人工、机械费乘以系数1.5。,正掘面土质为砂性土,0
97,98,040019,盾构正掘面土质为砂性土（水力出土盾构掘进）(隧道横截面含砂性土比例>50%)时，人工、机械费乘以系数1.3。,正掘面土质为砂性土,0
98,99,040020,"盾构掘进在穿越密集建筑群、古文物建筑或堤防、重要管线时，对地表升降有特殊要求者（盾构直径φ≥7000mm,允许地表升降量±200mm），人工、机械费（不含盾构的折旧及大修理费）乘以系数1.1。",穿越密集建筑群、古文物建筑或堤防、重要管线,0
99,100,040021,"盾构掘进在穿越密集建筑群、古文物建筑或堤防、重要管线时，对地表升降有特殊要求者（盾构直径φ≥7000mm,允许地表升降量±150mm），人工、机械费（不含盾构的折旧及大修理费）乘以系数1.2。",穿越密集建筑群、古文物建筑或堤防、重要管线,0
100,101,040022,"盾构掘进在穿越密集建筑群、古文物建筑或堤防、重要管线时，对地表升降有特殊要求者（盾构直径φ<7000mm,允许地表升降量±100mm），人工、机械费（不含盾构的折旧及大修理费）乘以系数1.2。",穿越密集建筑群、古文物建筑或堤防、重要管线,0
101,102,050001,套管内的管道铺设按相应的管道安装人工、机械乘以系数1.2。,套管内管道铺设,0
102,103,050002,"管道安装总工程量不足50m时，管径≤300mm,人工、机械用量乘以系数1.67",管道安装总工程量不足50m时，管径≤300mm,0
103,104,050003,管道安装总工程量不足50m时，管径>300mm的，人工、机械用量乘以系数2,管道安装总工程量不足50m时，管径>300mm,0
104,105,050004,管道安装总工程量不足50m时，管径>600mm的，人工、机械用量乘以系数2.5,管道安装总工程量不足50m时，管径>600mm,0
105,106,060001,如在无基础的槽内铺设管道，其人工、机械乘以系数1.18。,在无基础的槽内铺设管道,0
106,107,060002,如遇有特殊情况，必须在支撑下串管铺设，人工、机械乘以系数1.33。,在支撑下串管铺设,0
107,108,060003,水泥砂浆抹带接口(90°管基)按水泥砂浆接口(120°管基)定额乘以系数1.33执行。,90°管基,0
108,109,060004,水泥砂浆抹带接口(135°管基)按水泥砂浆接口(120°管基)定额乘以系数0.89执行。,135°管基,0
109,110,060005,钢丝网水泥砂浆抹带接口(90°管基)按钢丝网水泥砂浆接口(120°管基)定额乘以系数1.33执行。,90°管基,0
110,111,060006,钢丝网水泥砂浆抹带接口(135°管基)按钢丝网水泥砂浆接口(120°管基)定额乘以系数0.89执行。,135°管基,0
111,112,060007,企口管膨胀水泥砂浆抹带接口(90°管基)按膨胀水泥砂浆接口定额中1:2水泥砂浆乘以系数0.75执行。,90°管基,0
112,113,060008,企口管膨胀水泥砂浆抹带接口(120°管基)按膨胀水泥砂浆接口定额中1:2水泥砂浆乘以系数0.67执行。,120°管基,0
113,114,060009,企口管膨胀水泥砂浆抹带接口(135°管基)按膨胀水泥砂浆接口定额中1:2水泥砂浆乘以系数0.625执行。,135°管基,0
114,115,060010,企口管膨胀水泥砂浆抹带接口(180°管基)按膨胀水泥砂浆接口定额中1:2水泥砂浆乘以系数0.500执行。,180°管基,0
115,116,060011,设计要求内抹口时，按抹口周长每100延长米【请按每10个口换算成延长米】增加水泥砂浆0.042m3、人工9.22工日计算。,要求内抹口,0
116,117,060012,拱（弧）型混凝土盖板的安装，按相应体积的矩型板定额人工、机械乘以系数1.15执行。,拱（弧）型混凝土盖板的安装,0
117,118,060013,井外壁需要抹灰，砖井按井内侧抹灰项目人工乘以系数0.8，其它不变。,砖井外壁需要抹灰,0
118,119,060014,井外壁需要抹灰，石井按井内侧抹灰项目人工乘以系数0.8，其它不变。,石井外壁需要抹灰,0
119,120,060015,石砌体均按块石考虑，如采用片石或平石时，块石与砂浆用量分别乘以系数1.09和1.19，其它不变。,石砌体采用片石或平石,0
120,121,060016,给排水构筑物的垫层执行本章定额相应项目，其中人工乘以系数0.87，其它不变。,给排水构筑物的垫层,0
121,122,060017,工作坑垫层、基础采用第3章的相应项目，人工乘以系数1.10，其它不变。,工作坑垫层、基础,0
122,123,060018,工作坑内管（涵）明敷，应根据管径、接口作法套用第1章的相应项目，人工、机械乘系数1.10，其它不变。,工作坑内管（涵）明敷,0
123,124,060019,管道顶进项目中的顶稿均为液压自退式，如采用人力顶镐，定额人工乘以系数1.43，其它不变。,人力顶镐,0
124,125,060020,管道顶进项目中的顶稿均为液压自退式，如系人力退顶（回镐），则人工乘以系数1.20，其它不变。,人力退顶（回镐）,0
125,126,060022,"单位工程中，管径φ1650以内敞开式顶进在100m以内、封闭式顶进( 不分管径）在50m以内的,顶进定额中的人工费与机械费乘以系数1.3。",100m以内敞开式顶进50m以内封闭式顶进,0
126,127,060023,"顶管采用中继间顶（一级顶进）,人工、机械乘以系数1.36。",一级顶进,0
127,128,060024,"顶管采用中继间顶（二级顶进）,人工、机械乘以系数1.64。",二级顶进,0
128,129,060025,"顶管采用中继间顶（三级顶进）,人工、机械乘以系数2.15。",三级顶进,0
129,130,060026,"顶管采用中继间顶（四级顶进）,人工、机械乘以系数2.80。",四级顶进,0
130,131,060028,一次性回拖距离超过300m回拖布管人工、机械含量乘以系数1.3。,一次性回拖布管距离超过300m,0
131,132,060029,池壁遇有附壁柱时，按相应柱定额项目执行，其中人工乘以系数1.05，其它不变。,池壁遇有附壁柱,0
132,133,060030,混凝土池壁、柱（梁）、池盖是按在地面以上3.6m以内施工考虑的，如超过3.6m者，采用卷扬机施工的，池壁、隔墙项目每10m3混凝土增加卷扬机(带塔)0.59台班和人工8.7工日。,采用卷扬机施工,0
133,134,060031,混凝土池壁、柱（梁）、池盖是按在地面以上3.6m以内施工考虑的，如超过3.6m者，采用卷扬机施工的，柱、梁项目每10m3混凝土增加卷扬机(带塔)0.39台班和人工6.1工日。,采用卷扬机施工,0
134,135,060032,混凝土池壁、柱（梁）、池盖是按在地面以上3.6m以内施工考虑的，如超过3.6m者，采用卷扬机施工的，池盖项目每10m3混凝土增加卷扬机(带塔)0.39台班和人工6.1工日。,采用卷扬机施工,0
135,136,060033,悬空落泥斗按落泥斗相应项目人工乘以系数1.4，其它不变。,悬空落泥斗,0
136,137,060034,集水槽若需留孔时，按每10个孔增加0.5个工日计。,集水槽需留孔,0
137,138,060035,"混凝土池壁、柱（梁）、池盖是按在地面以上3.6m以内施工考虑的，如超过3.6m，采用塔式起重机施工的,每10m3混凝土增加塔式起重机台班, 按相应项目中搅拌机台班用量的50%计算。(搅拌机含量0.638)",采用塔式起重机施工,0
138,139,060036,"混凝土池壁、柱（梁）、池盖是按在地面以上3.6m以内施工考虑的，如超过3.6m，采用塔式起重机施工的,每10m3混凝土增加塔式起重机台班, 按相应项目中搅拌机台班用量的50%计算。(搅拌机含量1.02)",采用塔式起重机施工,0
139,140,060037,"混凝土池壁、柱（梁）、池盖是按在地面以上3.6m以内施工考虑的，如超过3.6m，采用塔式起重机施工的,每10m3混凝土增加塔式起重机台班, 按相应项目中搅拌机台班用量的50%计算。(搅拌机含量0.2)",采用塔式起重机施工,0
140,141,060038,设备的安装在有外围护的施工条件下施工，定额人工及机械应乘以系数1.15，其它不变。,设备的安装在有外围护的施工条件下施工,0
141,142,060039,曝气机以带有公共底座考虑，如无公共底座时，定额基价乘以系数1.3。,无公共底座曝气机,0
142,143,060040,塑料管为成品件，如需粘接时，可按相应规格项目的定额基价乘以系数1.2。,成品塑料管需粘接,0
143,144,060041,塑料管为成品件，如需焊接时，可按相应规格项目的定额基价乘以系数1.3。,成品塑料管需焊接,0
144,145,060042,碳钢、不锈钢矩型堰执行齿型堰相应项目，其中人工乘以系数0.6，其它不变。,碳钢、不锈钢矩型堰,0
145,146,060043,金属堰板安装项目是按碳钢考虑的，不锈钢堰板按金属堰板安装相应项目基价乘以系数1.2，主材另计，其它不变。,不锈钢堰板安装,0
146,147,060044,管式药液混合器以两节为准，如为三节，乘以系数1.3。,三节管式药液混合器,0
147,148,060045,吸泥机以虹吸式为准，如采用泵吸式，定额基价乘以系数1.3。,采用泵吸式吸泥机,0
148,149,060046,模板安、拆以槽（坑）深3m为准，超过3m时，人工增加8%系数，其它不变。,模板安、拆槽（坑）深超过3m,0
149,150,060047,模板的预留洞按水平投影面积计算，小于0.3m2的，圆形洞每10个增加0.72工日。(可以单独套用6-补1子目),圆形洞,0
150,151,060048,模板的预留洞按水平投影面积计算，小于0.3m2的，方形洞每10个增加0.62工日。(可以单独套用6-补2子目),方形洞,0
151,152,060049,"现浇小型构件钢筋,人工、机械均增加100％。",现浇小型构件钢筋,0
152,153,060050,"现浇小型池槽钢筋,人工、机械均增加152％。",现浇小型池槽钢筋,0
153,154,060051,"矩形构筑物钢筋,人工、机械均增加25％。",矩形构筑物钢筋,0
154,155,060052,"圆型构筑物钢筋,人工、机械均增加50％。",圆型构筑物钢筋,0
155,156,060061,一次性回拖距离超过300m，如回拖布管为塑料管，在超过300m基础上其人工、机械含量基础上再乘以系数1.20。,一次性回拖布管距离超过300m，回拖布管为塑料管,0
156,157,060066,格型池池壁执行直型池壁相应项目（指厚度）人工乘以系数1.15，其它不变。,,0
157,158,070001,"铸铁管安装按 N1和X型接口计算,如采用N型和SMJ型人工乘以系数1.05。",采用N型和SMJ型接口,0
158,159,070002,管道安装总工程量不足50m时，管径小于等于300mm时其人工和机械耗用量均乘以系数1.67。,管道安装总工程量不足50m,0
159,160,070003,管道安装总工程量不足50m时，管径大于300mm的其人工和机械耗用量均乘以系数2.00。,管道安装总工程量不足50m,0
160,161,070004,塑料管安装中如铺设保护盖板，人工增加10%。,铺设保护盖板,0
161,162,070005,中压法兰、阀门安装套用低压相应项目，其人工乘以系数1.2。,中压法兰、阀门安装,0
162,163,070006,煤气调长器是按三波考虑的，如安装三波以上者，其人工乘以系数1.33，其它不变。,安装三波以上煤气调长器,0
163,164,070007,煤气调长器是按焊接法兰考虑的，如采用直接对焊时，应减掉法兰安装用材料，其它不变。,直接对焊煤气调长器,0
164,165,070008,使用自动焊机(含半自动焊机)时，机械增加20%。,使用自动焊机(半自动焊机),0
165,166,070009,使用全自动熔接机时，机械增加20%。,使用全自动熔接机,0
166,167,070010,碳钢波纹补偿器是按焊接法兰考虑的，如直接焊接时，应减掉法兰安装用材料，其它不变。,直接焊接碳钢波纹补偿器,0
167,168,070011,集中供热高压管道压力试验套用低中压相应定额，其人工乘以系数1.3。,高压管道压力试验,0
168,169,070012,如安装中压A级和次高压燃气管道时，定额人工乘以系数1.3，塑料管道管件、碳钢管道管件安装均不再做调整。,安装中压A级和次高压燃气管道,0
169,170,070013,带气操作时增加的费用，按人工费的10%计算。,带气操作,0
170,171,080001,"安装与生产同时进行,人工增加10％。",安装与生产同时进行,0
171,172,080002,"在有害身体健康的环境中施工,人工增加10%。",在有害身体健康的环境中施工,0
172,173,080003,如施工现场无水时，机械费相应增加2%。,工现场无,0
173,174,080004,如施工现场无电时，机械费相应增加3%。,施工现场无电,0
174,175,080005,如在丘陵施工时，其人工和机械乘以系数1.2,在丘陵施工,0
175,176,080006,如在山地施工时，其人工和机械乘以系数1.6,在山地施工,0
176,177,080007,线路一次施工工程量按5根以上电杆考虑，5根以内者其人工和机械乘以系数1.2。,5根电杆以内线路,0
177,178,080008,架空导线中的导线均按铝芯导线架设考虑，铜芯电缆架设按相应截面定额的人工和机械乘以系数1.4。,铜芯电缆架设,0
178,179,080009,如利用供电线路杆架设路灯线路，在不停电情况下施工，人工和机械乘以系数1.5。,利用供电线路杆架设路灯线路,0
179,180,080011,单个体积在0.2m3以下的无筋混凝土项目（比如基础包封），且单个项目施工距离相隔20m以上，由于人工和机械消耗大，故人工和机械乘以系数3。,相隔20m以上单个体积在0.2m3以下的无筋混凝土项目,0
180,181,080012,电缆在山地丘陵地区直埋敷设时，人工乘以系数1.3。该地段所需的材料如固定桩，夹具等按实计算。,电缆在山地丘陵地区直埋敷设,0
181,182,080013,电缆头制作安装均按铝芯考虑的，铜芯电缆头制作安装人工和机械乘以系数1.2。,铜芯电缆头制作安装,0
182,183,080014,电力电缆敷设定额均按三芯（包括三芯连地）考虑的，五芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3。,五芯电力电缆敷设,0
183,184,080015,电力电缆敷设定额均按三芯考虑的，六芯电力电缆乘以系数1.6。,六芯电力电缆敷设,0
184,185,080016,电力电缆敷设定额均按三芯（包括三芯连地）考虑的，五芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3，六芯电力电缆乘以系数1.6，每增加一芯定额增加0.3，依此类推。,电力电缆敷设四芯以上每增加一芯,0
185,186,080017,定额中已考虑了高度在10m以内的高空作业因素，如安装高度超过10m，其定额人工乘以系数1.4,安装高度超过10m,0
186,187,080018,本定额不包括除微锈（标准氧化皮完全紧附，仅有少量锈点），发生时按轻锈定额的人工、材料、机械乘以系数0.2。,除微锈,0
187,188,080019,高频阻波要调试按相同电压的避雷器调试定额乘以系数1.4。,调试高频阻波,0
188,189,080021,当断路器六氟化硫断路器或空气断路器时，定额乘以系数1.3。,,0
189,190,010094,在支撑下挖土，按实挖体积，机械定额子目乘以系数1.20。,在支撑下挖土,0
190,191,010095,挖密实的钢碴，按挖四类土，机械定额子目乘以系数1.50。,挖密实钢碴,0
191,192,060070,采用塑料管时，塑料管消耗量为10.50m/10m，人工、机械含量除以系数1.15。,采用塑料管,0
192,193,010025,"【说明】挖土深度超过1.5m应计算人工垂直运输土方。超过部分工程量按垂直深度每1m折合成水平距离7m增加工日,深度按全高计算。",,1
193,194,010027,【说明】人工挖沟槽、基坑内淤泥、流砂，按本定额执行。但若挖深超过1.5m时，超过部分工程量按垂直深度每1m折合成水平距离7m增加人工工日，深度按全高计算。,,1
194,195,010034,【说明】如需排水时，排水费用另行计算。,,1
195,196,010035,【说明】本定额不包括挖掘机的场内支垫费用，如发生按实际计算。,,1
196,197,010036,【说明】本定额是挖一次，如需翻挖，翻挖费用也套用本定额计算。,,1
197,198,010037,【说明】水冲法清淤中水为利用河水，如为自来水，费用另行计算。,,1
198,199,010038,【说明】外运泥浆费用另行计算。,,1
199,200,010046,【说明】定额中所指的水上作业，是以距岸线1.5m以外或者水深在2m以上的打拔桩。距岸线1.5m以内时，水深在1m以内者，按陆上作业考虑；水深在1m以上2m以内者，其工程量按水、陆各50%计算。,,1
200,201,010048,【说明】导桩及导桩夹木的制作、安装、拆除已包括在相应定额中。,,1
201,202,010050,【说明】打拔桩架90°调面及超运距移动已综合考虑。,,1
202,203,010051,【说明】竖、拆0.6t柴油打桩机架费用另行计算。,,1
203,204,010052,【说明】钢板桩和木桩的防腐费用等已包括在其它材料费用中。,,1
204,205,010053,【说明】水上卷扬机、柴油打桩机打拔工具桩按两艘驳船捆扎成船台作业，驳船捆扎和拆除费用按《第三册  桥涵工程》相应定额执行。,,1
205,206,010054,【说明】水上卷扬机、水上柴油打桩机打拔工具桩项目如发生水上短驳，短驳费用另行计算。,,1
206,207,010075,【说明】双层竹笼围堰竹笼间黏土填心的宽度超过2.5m，则超出部分可套筑岛填心子目。,,1
207,208,010076,【说明】土工布消耗量应根据土工布幅度宽及工程实际用量进行调整。,,1
208,209,010092,【说明】料石的用量可根据设计厚度进行调整。,,1
209,210,010093,【说明】安装费用以一次接线不超过35m计算，如实际长度超过35m，其延长部分的线路安装费用，按每40m为一计量单位（不足40m按40m计）。,,1
210,211,020001,【说明】本定额适用于压实厚度20cm以内。压实厚度在20cm以上应按两层结构层铺筑。,,1
211,212,020003,【说明】玄武岩沥青混凝土路面按照沥青玛蹄脂碎石混合料路面定额执行。,,1
212,213,020004,【说明】所采用的人行道板、侧石(立缘石)、花砖等砌料及垫层如与设计不同时，材料量可按设计要求另计其用量，但人工不变。,,1
213,214,020005,【说明】人行道、彩色道板下基础另套定额。,,1
214,215,020006,【说明】每隔2m设厚度1cm的油浸木板断缝一道。路牙沿下基础另套定额。,,1
215,216,020007,【说明】基础挖土定额适用于工井。,,1
216,217,020008,【说明】工井定额中未包括电缆管接入工井时的封头材料，应按实计算。,,1
217,218,020009,【说明】电缆保护管辅设定额中已包括连接管数量，但未包括砂垫层，砂垫层可按设计数量套用排水管道工程的相应定额计算。,,1
218,219,020010,【说明】值勤亭安装定额中未包括基础工程和水电安装工作内容，发生时套用相关定额另行计算。,,1
219,220,020011,【说明】值勤亭按工厂制作、现场整体吊装考虑。,,1
220,221,020013,【说明】柱式标杆不包括基础，反光柱已包括基础在内。,,1
221,222,030008,【说明】定额中不包括接桩费用，如发生接桩，按实际接头数量套用钢管桩接桩定额。,,1
222,223,030010,【说明】型钢数量可按实调整。,,1
223,224,030011,【说明】灌注桩混凝土均考虑混凝土水下施工，按机械搅拌，在工作平台上导管倾注混凝土。定额中已包括设备（如导管等）摊销及扩孔增加的混凝土数量，不得另行计算。,,1
224,225,030012,【说明】定额中不包括在钻孔中遇到障碍必须清除的工作，发生时另行计算。,,1
225,226,030013,【说明】泥浆制作定额按普通泥浆考虑，使用其它材料制作者，不予调整。,,1
226,227,030014,【说明】人工挖岩石套通用册人工凿石子目乘以系数2.0。,,1
227,228,030016,【说明】砌筑定额中未包括垫层、拱背和台背的填充项目，如发生上述项目，可套用有关定额。,,1
228,229,030017,【说明】拱圈底模定额中不包括拱盔和支架，可套用本册第9章有关项目。,,1
229,230,030018,【说明】定额中调制砂浆，均按砂浆拌和机拌和，如采用人工拌制时，定额不予调整。,,1
230,231,030019,【说明】因束道长度不等，故定额中未列锚具数量，但已包括锚具安装的人工费。,,1
231,232,030020,【说明】先张法预应力筋制作、安装定额，未包括张拉台座，该部分可套相应定额。,,1
232,233,030021,【说明】压浆管道定额中的铁皮管、波纹管均已包括套管及三通管安装费用，但未包括三通管费用，可另行计算。,,1
233,234,030022,【说明】本定额中钢绞线按φs15.20、束长在40m以内考虑，如规格不同或束长超过40m时，应另行计算。,,1
234,235,030023,【说明】本定额中嵌石混凝土的块石含量如与设计不同时，可以换算，但人工及机械不得调整。,,1
235,236,030024,【说明】本章定额中均未包括预埋铁件，如设计要求预埋铁件时，可按设计用量套用本册第4章有关项目。,,1
236,237,030025,【说明】定额中混凝土按常用强度等级列出，如设计要求不同时可以换算。,,1
237,238,030026,【说明】现浇梁、板等模板定额中均已包括铺筑底模内容，但未包括支架部分。如发生时可套用本册第9章有关项目。,,1
238,239,030027,"【说明】当箱梁内模无法拆除时,按无法拆除的模板工程量每10m2增加锯材0.30m3（请另行计算）。",,1
239,240,030028,"【说明】如采用沥青柏油类材料铺装桥面时,800m2以内的按“道路工程册”的相关定额人工费、机械费乘以系数1.5。超过800m2时直接套用《第二册 道路工程》相应定额执行。",,1
240,241,030029,"【说明】采用二毡三油或其它结构时,可根据数量分别套用上述定额。",,1
241,242,030030,【说明】采用其它结构时，可根据数量分别套用上述定额。,,1
242,243,030031,【说明】本章定额中均未包括预埋铁件，如设计要求预埋铁件时，可按设计用量套用本册第4章有关项目。,,1
243,244,030032,【说明】本章定额不包括地模、胎模费用，需要时可套用本册第九章有关定额计算。胎、地模的占用面积按施工组织设计方案确定。,,1
244,245,030033,【说明】定额中未包括箱涵顶进的后靠背设施等，其发生费用另行计算。,,1
245,246,030035,【说明】小型构件安装已包括150m场内运输，其它构件均未包括场内运输。,,1
246,247,030036,【说明】安装预制构件定额中，均未包括脚手架，如构件安装需要用脚手架时，可套用《第一册通用项目》相应定额项目。,,1
247,248,030037,【说明】除安装梁分陆上、水上安装外，其它构件安装均未考虑船上吊装，发生时可增计船只费用。,,1
248,249,030038,【说明】梳型钢板、钢板、橡胶板及毛勒伸缩缝均按成品安装考虑，成品费用另计。,,1
249,250,030039,【说明】组装、拆卸船排定额中未包括压舱费用。压舱材料取定为大石块，并按船排总吨位的30％计取（包括装、卸在内150m的二次运输费）。,,1
250,251,030040,【说明】搭、拆水上工作平台定额中，已综合考虑了组装、拆卸船排及组装、拆卸打拔桩架工作内容，不得重复计算。,,1
251,252,030041,【说明】万能杆件的使用费按每m3空间体积125kg套用说明中标准计算。,,1
252,253,030042,【说明】镶贴面层定额中，贴面材料与定额不同时，可以调整换算，但人工与机械台班消耗量不变。,,1
253,254,030043,【说明】水质涂料不分面层类别，均按本定额计算，由于涂料种类繁多，如采用其它涂料时，可以调整换算。,,1
254,255,030044,【说明】油漆定额按手工操作计取，定额中油漆种类与实际不同时，可以调整换算。,,1
255,256,030045,【说明】定额中均未包括施工脚手架，发生时可套用《第一册通用项目》相应定额项目。,,1
256,257,030046,【说明】配合陆上安装，不配合浮吊。,,1
257,258,030047,【说明】如需设置道岔时，每处道岔工、料按相应轨道铺设增加：轨重11、15kg/m的增加16m,,1
258,259,030048,【说明】如需设置道岔时，每处道岔工、料按相应轨道铺设增加：轨重32kg/m的增加31m。,,1
259,260,030049,【说明】轨重32kg/m的道渣已考虑了周转使用，本定额按实际使用量的30%计。,,1
260,261,040001,【说明】超前小导管和超前大管棚已考虑材料运输，不得另计材料平硐及竖井进料运输费用。,,1
261,262,040004,【说明】平硐各断面开挖的施工方法，斜井的上行和下行开挖，竖井的正井和反井开挖，均已综合考虑，施工方法不同时不得换算。,,1
262,263,040005,【说明】爆破材料仓库的选址由公安部门确定，两公里内爆破材料的领退运输用工已包括在定额内，超过2km时，其运输费用另行计算。,,1
263,264,040006,【说明】出碴定额中，岩石类别已综合取定，石质不同时不予调整。,,1
264,265,040007,【说明】平硐出碴“人力、机械装碴，轻轨斗车运输”子目中，重车上坡，坡度在2.5%以内的工效降低因素已综合在定额内，实际在2.5%以内的不同坡度，定额不得换算。,,1
265,266,040008,【说明】若采用火雷管导火索起爆，电雷管换为火雷管，数量不变，将子目中的两种胶质线扣除，换为导火索，导火索的长度按每个雷管2.12m计算。,,1
266,267,040009,【说明】若采用非电毫秒雷管起爆，电雷管改为非电毫秒雷管带导爆索3m，数量不变，将子目中的两种胶质线扣除。,,1
267,268,040016,【说明】沉井定额按矩形和圆形综合取定，无论采用何种形状的沉井，定额不做调整。,,1
268,269,040023,【说明】如本章定额章节说明中第5、6条所列两种情况同时发生，调整系数相加减1计算。（这种情况请用户自行调整，不要叠加选择备注）,,1
269,270,040024,【说明】盾构掘进定额中已综合考虑了管片的宽度和成环块数等因素，执行定额时不得调整。,,1
270,271,040025,【说明】掘进定额中盾构机按摊销考虑，若遇特殊情况(具体见市政定额书第四册P86)时，可将定额中盾构掘进机台班内的折旧费和大修理费扣除，保留其它费用作为盾构使用费台班进入定额，盾构掘进机费用按不同情况另行计算。,,1
271,272,040026,【说明】滩地揭顶盖只适用于滩地水深不超过0.5m的区域，本定额未包括进出水口的围护工程，发生时可套用相应定额计算。,,1
272,273,040027,【说明】定额中已包括湿土排水，若需采用井点降水或支撑安拆需打拔中心稳定桩等，其费用另行计算。,,1
273,274,040028,【说明】隧道路面沉降缝、变形缝套用《第二册  道路工程》相应定额，其人工、机械乘以系数1.1。,,1
274,275,040029,【说明】本定额钢支撑按φ600考虑，采用厚12钢板卷管焊接而成，若采用成品钢管时定额不作调整。,,1
275,276,050005,【说明】管道试压长度小于100m时按100m计算。,,1
276,277,050006,【说明】模板的制作安装和拆除、钢筋制作安装、沉井工程。发生时执行《第六册排水工程》有关定额。其中渗渠制作的模板安装拆除人工按相应项目乘以系数1.2。,,1
277,278,050007,【说明】单拱跨管桥管段组焊：按每10m含4.494个口综合取定，有出入时定额人工、材料、机械台班乘以下列调整系数：调整系数=每10m实际含口数/4.494,,1
278,279,060021,【说明】水力机械顶进定额中，未包括泥浆处理、运输费用，可另计。,,1
279,280,060027,"【说明】顶管工程中的材料是按50m水平运距、坑边取料考虑的，如因场地等情况取用料水平运距超过50m时,根据超过距离和相应定额另行计算。",,1
280,281,060053,【说明】各类井均为砖砌或混凝土砌，如为石砌时，采用第3章相应项目。,,1
281,282,060054,【说明】各类井的井盖、井座、井篦均系按铸铁件计列的(省标方形井除外)，如采用钢筋混凝土预制件，除扣除定额中铸铁件外应按下列规定调整：现场预制，套用第3章相应定额。,,1
282,283,060055,【说明】各类检查井，当井深大于1.5m时，可视井深、井字架材质套用第7章的相应项目。,,1
283,284,060056,【说明】本定额是按无地下水考虑的，如遇地下水时，排（降）水费用按相关定额另行计算。,,1
284,285,060057,【说明】顶进施工的方（拱）涵断面大于4m2的，按箱涵顶进项目或规定执行。,,1
285,286,060058,【说明】工作坑如设沉井，其制作、下沉套用给排水构筑物章的相应项目。,,1
286,287,060059,【说明】顶管采用中继间顶（超过四级），费用另计。,,1
287,288,060060,【说明】安拆中继间项目仅适用于敞开式管道顶进，当采用其它顶进方法时，中继间费用允许另计。,,1
288,289,060062,【说明】沉井工程系按深度12m以内，陆上排水沉井考虑的。水中沉井、 陆上水冲法沉井以及离河岸边近的沉井，需要采取地基加固等特殊措施者，可执行《第四册隧道工程》相应项目。,,1
289,290,060063,【说明】沉井下沉项目中已考虑了沉井下沉的纠偏因素，但不包括压重助沉措施，若发生可另行计算。,,1
290,291,060064,【说明】沉井制作不包括外渗剂，若使用外渗剂时可按当地有关规定执行。,,1
291,292,060065,【说明】池盖定额项目中不包括进人孔，应按安装预算定额相应分册项目执行。,,1
292,293,060067,【说明】预制混凝土滤板中已包括了所设置预埋件ABS塑料滤头的套管用工，不得另计。,,1
293,294,060068,【说明】井、池渗漏试验注水采用电动单级离心清水泵，定额项目中已包括了泵的安装与拆除用工，不得再另计。,,1
294,295,060069,【说明】如构筑物池容量较大，需从一个池子向另一个池注水作渗漏试验采用潜水泵时，其台班单价可以换算，其它均不变。,,1
295,296,080010,【说明】基础预埋件是指地脚螺栓、固定地脚螺栓的绑扎钢筋和基础法兰的组合件。,,1
296,297,080020,【说明】1kV以下的母线系统适用于低压配电装置母线及电磁站母线，不适用于动力配电箱母线，动力配电箱至电动机的母线已综合考虑在电动机定额内。,,1
297,298,080022,【说明】本定额适用于各种送配电设备和低压供电回路的系统调试。,,1
298,299,080023,【说明】线路自动合闸装置，不论电气型和机械型，均适用于本定额。,,1
299,300,080024,【说明】双侧电源自动重闸系统按同期考虑。,,1
300,301,080025,【说明】定额中不包括特殊保护装置的调试以及35kv以上的母线、设备耐压试验。,,1
301,302,080026,【说明】母线系统是一段母线上有一组电压互感器为一系统计算的。,,1
302,303,080027,【说明】每一区域指道路上两个相邻的灯柱间的范围。,,1
303,304,080028,【说明】相同横断面的道路、每个小区，最多测试3个区域。,,1
304,305,0B0001,如采用沥青柏油类材料铺装桥面并且铺装面积在800m2以内时，按定额人工、机械乘以系数1.5。,桥面铺装800m2以内,
305,306,0B0002,圆管涵套用《第六册 排水工程》定额，其中管道铺设及基础项目人工、机械费乘以系数1.25,圆管涵,0
306,307,0B0003,"提升高度若超过8m,超过部分其定额人工和机械台班数量乘以系数1.25",提升高度超过8m,0
307,308,0B0004,"若水深超过3m,超过部分其定额人工和机械台班数量乘以系数1.25",水深超过3m,0
308,309,yb0001,【说明】模块砼模块式雨水检查井按《市政排水管道工程及附属设施》（06MS201-4）及《给排水标准图集》（1996年版）编制的，实际设计与定额不同时，可按2014《江苏省市政工程计价定额》第六册、第3章相应项目另行计算。,,
309,310,yb0002,【说明】模块砼模块式雨水检查井均按图集计列了抹灰费用，如设计与图集不同时，可套用第3章的相应项目。,,
310,311,yb0003,【说明】模块砼模块式雨水检查井的井盖、井座、井篦均按铸铁件计列的，如采用钢筋混凝土预制件，除扣除定额中铸铁件外应按下列规定调整：现场预制，2014《江苏省市政工程计价定额》第六册、第3章相应定额。,,
311,312,yb0004,【说明】模块砼模块式雨水检查井，当井深大于1.5m时，可视井深、井字架材质套用2014《江苏省市政工程计价定额》第六册、第7章相应项目。,,
312,313,yb0005,【说明】定额子目将钻机导向孔、扩孔、回拖布管合并为 1 个子目，管道热熔接头费用已综合考虑。,,
313,314,0B0005,如现场有水源，扣除洒水车台班含量。,现场有水源,
314,315,0B0006,【说明】不锈钢二维码铭牌含不锈钢剪板、开孔、图文激光刻录、场内运输费。,,
315,316,0B0007,已接通城市管网的检查井内安装铭牌，人工乘系数1.6。,已接通城市管网,
316,317,0B0008,【说明】不含二维码铭牌系统数据梳理与录入、日常维护、数据安全等工作。,,
317,318,0B0009,【说明】烘干管口已综合考虑，湿度变化不予调整。,,1
318,319,0B0010,【说明】本定额消耗量也适用于城镇范围以内的小区、公园新建、扩建和大、中修透水混凝土铺装工程。,,1
319,320,0B0011,【说明】陶瓷颗粒面层铺装，厚5mm，当厚度增减时，仅调整材料含量，人工机械含量不调整。,,1
320,321,0B0012,如面层上不喷保护剂，人工扣除0.8工日/100m2，扣除双丙聚氨脂保护剂用量。,面层上不喷保护剂,
321,322,0B0013,透水混凝土上面层，材料中增加色粉（主材）消耗量，如需用色粉调色，则双丙聚氨脂保护剂按31.2kg/100m2。,色粉调色,
